# Roadmap: orderPRO

## Overview

orderPRO to narzędzie do wielokanałowego zarządzania sprzedażą. Projekt przechodzi od podstawowych integracji z marketplace'ami i generowania etykiet, przez rozbudowę o nowe źródła zamówień i przewoźników, aż do pełnego zarządzania produktami i stanami magazynowymi.

## Current Milestone

### v0.4 Moduł E-mail — In progress

Skrzynki pocztowe SMTP, szablony wiadomości z systemem zmiennych (Quill.js), wysyłka maili z zamówień z załącznikami.

| Phase | Name | Plans | Status |
|-------|------|-------|--------|
| 13 | DB + Skrzynki pocztowe | 1/1 | Complete ✓ |
| 14 | Szablony wiadomości | 0/1 | Planning |
| 15 | Wysyłka e-mail z zamówień | TBD | Not started |

## Completed Milestones

<details>
<summary>v0.3 Moduł Paragonów — 2026-03-15 (5 phases, 5 plans)</summary>

| Phase | Name | Plans | Completed |
|-------|------|-------|-----------|
| 8 | DB Foundation + Company Settings | 1/1 | 2026-03-15 |
| 9 | Konfiguracja paragonów (Ustawienia) | 1/1 | 2026-03-15 |
| 10 | Wystawianie paragonów z zamówienia | 1/1 | 2026-03-15 |
| 11 | Podgląd i wydruk paragonu (HTML+PDF) | 1/1 | 2026-03-15 |
| 12 | Sekcja Księgowość — lista + eksport XLSX | 1/1 | 2026-03-15 |

Archive: `.paul/milestones/v0.3-ROADMAP.md`

</details>

<details>
<summary>v0.2 Pre-Expansion Fixes — 2026-03-15 (1 phase, 5 plans)</summary>

| Phase | Name | Plans | Completed |
|-------|------|-------|-----------|
| 7 | Pre-Expansion Fixes | 5/5 | 2026-03-15 |

Plans:
- 07-01: Performance (N+1 subqueries, DB indexes, information_schema cache)
- 07-02: Stability (SSL verification, cron throttle DB, migration 000014b)
- 07-03: UX (orderpro_to_allegro disable, lista zamówień fixes)
- 07-04: Tests (AllegroTokenManager + AllegroOrderImportService — 12 testów)
- 07-05: InPost ShipmentProviderInterface (natywne ShipX API)

Archive: `.paul/phases/07-pre-expansion-fixes/`

</details>

<details>
<summary>v0.1 Initial Release — 2026-03-13 (6 phases, 15 plans)</summary>

| Phase | Name | Plans | Completed |
|-------|------|-------|-----------|
| 1 | Tech Debt | 2/2 | 2026-03-12 |
| 2 | Bug Fixes | 4/4 | 2026-03-13 |
| 3 | Tech Debt 2 | 1/1 | 2026-03-13 |
| 4 | Schema Docs | 1/1 | 2026-03-13 |
| 5 | Tech Debt 3 | 1/1 | 2026-03-13 |
| 6 | SonarQube Quality | 6/6 | 2026-03-13 |

Archive: `.paul/milestones/v0.1-ROADMAP.md`

</details>

---
*Roadmap created: 2026-03-12*
*Last updated: 2026-03-15 — milestone v0.4 started*
